Công trình thủy điện sau Cần Đơn giai đoạn II

Cử tri xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp kiến nghị: Công trình thủy điện sau Cần Đơn giai đoạn II còn bỏ dở, một số cây cầu bị đập bỏ gây lãng phí ngân sách nhà nước. Đề nghị kiểm tra xử lý.
Trả lời: Nội dung cử tri phản ánh là thuộc giai đoạn I - Công trình lấy nước sau đập thủy điện Cần Đơn chứ không phải giai đoạn II. Giai đoạn I gồm 4 gói thầu, đến nay đã xây dựng hoàn thành 2 gói thầu 1 và 2. Gói thầu 3 còn vướng 4 hộ còn khiếu nại chưa bàn giao mặt bằng nên còn 250m kênh chưa hoàn thành. Cũng tại gói thầu này, có 3 vị trí thiết kế cũ là cầu qua kênh nên khi xây xong mố cầu thành cầu quá cao cản trở trước nhà nên nhân dân phản ánh và yêu cầu hạ thấp. Sau khi kiểm tra và tính toán yêu cầu kỹ thuật và tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT đã điều chỉnh thiết kế thành cống qua đường để hạ thấp mặt đường. Tuy về mặt thuỷ lực kênh phương án cống không tối ưu bằng phương án cầu nhưng về mặt tài chính và phù hợp yêu cầu người dân thì phương án cống qua đường rẻ hơn phương án cầu, kể cả khi tính cả phần mố cầu đã xây và chi phí đập bỏ mố cầu. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tích cực phối hợp với UBND huyện Bù Đốp để giải quyết dứt điểm 4 hộ chưa bàn giao mặt bằng để thi công tiếp gói thầu 3. Gói thầu 4 hiện còn vướng 12 hộ chưa bàn giao mặt bằng nên còn hơn 60% khối lượng chưa thi công. Mặt khác, do không thi công được và khó khăn về tài chính nên Nhà thầu thi công gói thầu 4 đã làm đơn xin thôi thực hiện gói thầu. Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo UBND tỉnh và đang tổ chức đấu thầu phần khối lượng còn lại của gói thầu 4.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Tới-Giám đốc Sở NN & PTNT

Nguồn tin: Chi cục Chăn nuôi và thú y: