SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

https://snnmt.binhphuoc.gov.vn

Hồ thủy lợi Phước Hòa, dự án trợ cấp di dời dân Đa Bông Cua

Chất lượng một số dự án công trình liên quan đến nông nghiệp, nông thôn thời gian qua chưa đảm bảo như: Hồ thủy lợi Phước Hòa chưa hoàn thành, việc chỉnh lý và cấp GCNQSD đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng, dự án trợ cấp di dời dân Đa Bông Cua chưa trợ cấp di dời 6 tháng cho một số hộ dân; còn 08 hộ dân chưa được cấp đất ở và chưa quy hoạch, xây dựng trường để học sinh con em các hộ bị di dời tiếp tục được đến trường... Trách nhiệm của Sở trong vấn đề này?
Trả lời: Về dự án hồ thủy lợi Phước Hòa chưa hoàn thành, việc chỉnh lý và cấp GCNQSD đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng, xin được giải trình như sau: Công trình hồ thủy lợi Phước Hòa là dự án lớn của quốc gia do Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định đầu tư và do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý đầu tư và xây dựng. Giai đoạn I, gồm xây dựng công trình đầu mối và kênh chuyển nước từ hồ Phước Hòa sang hồ Dầu Tiếng. Giai đoạn I đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 11/2011. Trong giai đoạn này, tỉnh Bình Phước được Bộ Nông nghiệp và PTNT ủy quyền thực hiện hợp phần bồi thường và tái định cư. Đến nay, việc bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng và khu vực lòng hồ đã hoàn thành, các hạng mục xây dựng các khu tái định canh, tái định cư đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn hạng mục cấp thoát nước của khu tái định cư 10 ha tại xã Nha Bích là đang xây dựng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2013 là hoàn tất việc xây dựng các khu tái định cư theo kế hoạch. Về bồi thường lòng hồ, do sau khi tích nước có phát sinh thêm vùng ngập, gồm xã Minh Thành: 02 hộ, xã Nha Bích: 06 hộ, xã Minh Lập: 64 hộ, xã Tân Thành: 30 hộ và xã Tiến Hưng: 03 hộ và Ban QLCDA ngành Nông nghiệp & PTNT đã trình Bộ Nông nghiệp & PTNT chấp thuận cho bồi thường bổ sung và đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT chấp thuận tại Công văn số 444/XD-B2 ngày 05/6/2012. Hiện tại Ban QLCDA ngành Nông nghiệp & PTNT đã áp giá cho 71 hộ đủ điều kiện, các hộ còn lại đã yêu cầu UBND các xã xác minh nguồn gốc đất nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời. Về việc chỉnh lý giấy CNQSD đất: Ngày 02/11/2013, Hội đồng bồi thường dự án thủy lợi Phước Hòa đã họp giải quyết vướng mắc trong việc điều chỉnh GCNQSD đất cho các hộ dân xã Nha Bích và xã Minh Lập và cấp GCNQSD đất cho các hộ dân được tái định cư tại khu 10 ha và 80 ha. - Việc điều chỉnh lại giấy CNQSD đất của các hộ dân xã Nha Bích và xã Minh Lập: Hội đồng bồi thường đã yêu cầu Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 305 phải hiệu chỉnh lại sai lệch giữa bản đồ đo đạc bồi thường so với bản đồ địa chính của xã. Đến nay, Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 305 đã trích đo xong các thửa có ranh giới không trùng với bản đồ địa chính của xã sau khi cung cấp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Văn phòng sẽ tiến hành điều chỉnh lại giấy CNQSD đất cho các hộ dân. - Việc cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại khu 10 ha: Hiện nay, Ban QLCDA ngành Nông nghiệp và PTNT đã bàn giao đất được 54/57 hộ. Hồ sơ cấp đất của 54 hộ này đã được bàn giao cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chơn Thành. Văn phòng đã tiến hành cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân. 03 hộ còn lại chưa nhận đất, Ban quản lý các dự án tiếp tục thông báo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3681/UBND-KTN ngày 08/11/2013 thời hạn cuối đến nhận đất là ngày 30/11/2013. Sau thời hạn này, nếu các hộ không đến nhận đất sẽ nhận bằng tiền theo đơn giá UBND tỉnh ban hành. Đến thời điểm này có 01 hộ đến nhận; 02 hộ không đến nhận đất. - Việc cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại khu 80 ha: Công ty Đo đạc bản đồ số 1 đã bàn giao 962 hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chơn Thành. Văn phòng đang tiến hành cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân. 121 hộ chưa nhận đất Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp tục thông báo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3681/UBND-KTN ngày 08/11/2013 thời hạn cuối đến nhận đất là ngày 30/11/2013. Đến thời điểm này có 22 hộ đến nhận đất, 08 hộ xin nhận bằng tiền, còn lại 91 hộ không đến nhận đất. Về vấn đề Dự án di dời dân Đa Bông Cua chưa trợ cấp di dời 6 tháng cho một số hộ dân; còn 08 hộ dân chưa được cấp đất ở và chưa quy hoạch, xây dựng trường để học sinh con em các hộ bị di dời tiếp tục được đến trường: * Về việc chưa trợ cấp di dời 6 tháng cho một số hộ dân: - Theo chính sách quy định hiện hành tại Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND huyện Bù Đăng, Sở Tài nguyên & Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt các khoản hỗ trợ theo quy định, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, bao gồm: hỗ trợ về đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, thưởng di dời theo đúng kế hoạch và các khoản hỗ trợ khác (gồm: hỗ trợ chỗ ở chờ tái lập chỗ ở mới 500.000 đồng/hộ/01 tháng với thời gian hỗ trợ 6 tháng và hỗ trợ ổn định cuộc sống là 0,6 triệu/nhân khẩu), Sở Nông nghiệp & PTNT đã chi trả cho các hộ đúng số tiền theo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, có một số trường hợp do trong quá trình kiểm kê các hộ vắng mặt nên Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường không nắm rõ ranh đất, hoa màu trên đất, vì vậy, Tổ giúp việc đã tiến hành phúc tra, xác minh bổ sung đợt 2 gồm 26 hộ và được Hội đồng bồi thường xem xét, Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ bổ sung tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 6/12/2012. Nhưng đến nay, do chưa được Chính phủ hỗ trợ tiếp vốn cho dự án nên UBND tỉnh chưa giao vốn để Sở Nông nghiệp & PTNT chi trả phần bổ sung cho các hộ này. Ngoài ra, đối với những hộ chưa nhận đất tái định canh, tái định cư đợt 1 (do giải tỏa đến đâu cấp đất tái định canh đến đó) trong thời gian chờ tái định canh, tái định cư đợt 2, Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND huyện Bù Đăng, Sở Tài nguyên & Môi trường đã thẩm định, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ thêm cho các hộ này. Đến nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương hỗ trợ thêm kinh phí thuê chỗ ở và ổn định cuộc sống tại Công văn số 3942/UBND-KTN ngày 27/11/2013 (tái định canh là 12 tháng cho 43 hộ và tái định cư là 24 tháng cho 9 hộ) và giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí để xem xét, quyết định. Khi được UBND tỉnh phê duyệt và giao vốn, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tiếp tục chi trả cho các hộ. Hiện nay, do Chính phủ chưa giao kế hoạch vốn hỗ trợ cho dự án. Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị UBND tỉnh cho tạm ứng ngân sách để thực hiện, khi có nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sẽ hoàn trả ngân sách. * Về việc còn 08 hộ dân chưa được cấp đất và chưa quy hoạch đất ở: Việc cấp đất ở cho 08 hộ dân di dời và 01 hộ dân tại chỗ, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Bù Đăng giải quyết tái định cư xen ghép. UBND huyện Bù Đăng đã quy hoạch 6.136m2 tại khoảnh 8, tiểu khu 310 thuộc lâm phần do Nông lâm trường Nghĩa Trung thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có ý kiến trình UBND tỉnh thống nhất theo đề nghị của UBND huyện Bù Đăng. Đến nay, UBND huyện Bù Đăng đã hoàn thành phương án hỗ trợ cây trồng trên đất cho các hộ dân xen canh trên diện tích này và đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Khi hoàn tất hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân huyện sẽ cấp đất tái định cư cho các hộ dân trên. * Việc xây dựng trường học cho học sinh con em các hộ bị di dời: UBND tỉnh đã giao việc xây dựng trường học cho học sinh tại khu vực tái định cư, tái định canh Đa Bông Cua cho UBND huyện Bù Đăng. Hiện UBND huyện Bù Đăng đang thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Tới-Giám đốc Sở NN & PTNT

Nguồn tin: Chi cục Chăn nuôi và thú y:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây