SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

https://snnmt.binhphuoc.gov.vn

Rà soát, tổng kết kết quả dự án Đa Bông Cua

Cử tri xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng rà soát kết quả thực hiện và tổng kết dự án Đa Bông Cua, đối với những nội dung của dự án chưa thực hiện xong, cần đề ra biện pháp tiếp tục thực hiện để đảm bảo hiệu quả của dự án.
Trả lời Dự án tái định cư khu vực Đa Bông Cua được Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện, đến nay cơ bản đã hoàn thành, như: di dời dân ra khỏi rừng VQG Cát Tiên, cấp đất tái định canh, tái định cư cho các hộ ổn định cuộc sống, đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng theo dự án đầu tư được phê duyệt. Tuy nhiên, có một số hạng mục còn dở dang do thiếu vốn đầu tư nên đang tạm ngưng thi công như: Đường giao thông nội vùng đợt 2 đã thi công đạt 63% giá trị khối lượng; còn 37% giá trị khối lượng chưa thực hiện được do từ năm 2012 đến nay dự án không được bố trí vốn. Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhiều lần tham mưu UBND tỉnh có Tờ trình đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ vốn để thực hiện. Tuy nhiên, đến nay số vốn còn lại khoảng 6 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành dự án vẫn chưa được Chính phủ hỗ trợ. Việc sửa chữa cống qua đường bị hư hỏng: Hệ thống đường giao thông trong khu tái định cư Đa Bông Cua đã nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 6/2011. Đến tháng 8/2011 do mưa nhiều, lượng nước chảy qua cống lớn làm xói lở, nứt gảy phía hạ lưu cống tại Km0+178 trên tuyến D1. Đơn vị thi công đã tiến hành sửa chữa cống bị hư hỏng nhưng không thực hiện được do hộ ông Đỗ Văn Đông (là hộ dân có đất canh tác phía hạ lưu cống) cản trở không cho thi công. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn đề nghị huyện Bù Đăng hỗ trợ thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Thống Nhất thành lập Tổ bảo vệ thi công gồm 12 người đến bảo vệ cho nhà thầu sửa chữa cống. Tuy nhiên, qua 3 lần tiến hành sửa chữa đều bị hộ ông Đỗ Văn Đông cản trở, uy hiếp, gây khó khăn nên không thực hiện được. Tiểu dự án Tái định cư khu vực Đa Bông Cua được UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện đến hết tháng 12/2014. Thời gian thực hiện dự án chỉ còn 01 tháng. Tuy nhiên, năm 2014 dự án tiếp tục không được bố trí kế hoạch vốn nên Sở Nông nghiệp và PTNT không thể thực hiện hoàn thành các khối lượng còn lại của dự án. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo UBND tỉnh và tiếp tục xin vốn Trung ương hỗ trợ. Dự kiến năm 2015 sẽ được bố trí vốn để thực hiện tiếp. Khi được thông báo kế hoạch vốn Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ thực hiện các khối lượng còn lại. Việc cấp đất sản xuất cho các hộ thuộc diện chính sách, Đã được Ban QLDA Đa Bông Cua bàn giao ranh giới hiện trường cho các hộ sử dụng từ năm 2012 đến nay. Vì vậy, việc giải quyết tranh chấp đất giữa các hộ dân thuộc chính quyền địa phương giải quyết. Tuy nhiên, Ban QLDA Đa Bông Cua sẽ phối hợp với Chính quyền địa phương hỗ trợ giải quyết tranh chấp đất có liên quan đến Ban QLDA Đa Bông Cua khi có yêu cầu của chính quyền địa phương. - Việc giải quyết đất cho 8 hộ chưa nhận đất tái định cư: đã được UBND tỉnh giao UBND huyện Bù Đăng tiếp tục thực hiện cấp đất tái định cư cho các hộ tại Thông báo số 214/TB-UBND ngày 28/6/2012 và Thông báo số 443/TB-UBND ngày 28/12/2012. Vì vậy, việc cấp đất tái định cư cho các hộ chưa nhận đất tái định cư do UBND huyện Bù Đăng trực tiếp thực hiện, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chuyển toàn bộ danh sách, hồ sơ của các hộ cho UBND huyện Bù Đăng và cùng UBND huyện Bù Đăng xác định, thống nhất diện tích, vị trí đất để bố trí tái định cư cho các hộ, được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 3167/UBND-KTN ngày 02/10/2013. Sở Nông nghiệp & PTNT đã đề nghị UBND huyện Bù Đăng thực hiện cấp đất tái định cư cho các hộ sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do chưa được bố trí vốn nên huyện Bù Đăng chưa thực hiện được việc cấp đất cho các hộ dân.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Tới-Giám đốc Sở NN & PTNT

Nguồn tin: Chi cục Chăn nuôi và thú y:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây